

 

    投标书 第一部分  


   投标保证书  尊敬的业主—武汉轻宫工程监理有限公司 很高兴得到贵公司信任，获得参加武汉市常青小区五期保障性住房建设项目阶段质量监理服务的投标竞争机会，不管投标结果如何，对贵公司友好相待，表示衷心感谢。 我公司承诺如下： 1、维护业主利益，协助业主做好工程投资管理与工程进度协调。 2、以我公司上级主管武汉市区县工业管理局建筑设计院为后盾，积极协助业主做好本工程的扩初与施工图的会审工作，以积极的态度对本工程从设计到施工和日后的管理提出合理化建议。 3、我公司将组建一支既有技术理论知识又有工程实践经验以及各专业配套齐全的一套监理班子进驻现场，实行全天候、全方位的跟踪监理，严格执行监理程序，保证监理班子人员相对稳定，未经业主同意，不随意撤换人员。 


4、现场监理人员必须遵守监理守则及制度，严禁向施工单位介绍分包队伍及建材商。禁止向承包商及材料供应商索取财物，一经发现，除名处理。 5、工程现场实行计算机辅助管理，信息及时，各种资料齐全，分类归档完整。为保证该工程项目质量目标为优良。我公司在管理上、技术上对项目现场监理人员进行新规范、新标准、新材料、新工艺的学习，提高监理水平，为保证本工程项目圆满竣工，我公司将严格执行监理合同和有关承诺，以优质的服务回报贵公司的信任。   


建设工程监理(施工)投标简况表 工程名称:  监理 组人 员数 总/副总监理工程师简况 安全监理简况 监理费 附加工作 酬  金 元/日*人 额外工作 酬  金 元/日*人 姓名/年龄/ 专业/性别 职称/总 监证号 每周驻工地 时间（下限） 姓名/年龄 职称/性别 证号 9 总 监 郑持恒29岁 男 工程师 鄂建监字1495号 5 冯志伟 57岁 工程师 男 鄂安监字1165号 58万元 120 120 


副 总 监 陈诗语 36 岁工民建 男 工程师 鄂监工字980640号 3 总监同时任其他项目施工监理情况及其他说明：  无     


说明：   投标单位：                           （盖章） 法人代表或其委托代理人：             （盖章） 016年        7月          


投标书综合说明  我公司很荣幸地应上海徐强置业有限公司邀请参加了强生花苑二期工程项目的施工质量监理投标。 一、本公司简况说明： 武汉顶呱呱监理有限公司，成立于一九九五年。是经武汉市建委批准，具有暂乙级资质的建设工程监理企业。其前身为武汉市郊县工业管理局建筑设计院监理部，监理公司具备承接各类工业建筑、民用建筑、公共建筑、装饰等工程的监理和工程技术咨询，具备承接各类监理业务的经济实力和技术力量。 监理公司目前拥有各类专业人员三十九人，其中具有高级职称的有十人，具有中级职称的有十五人，具有初级职称的十人。国家级及武汉市注册监理工程师六名，监理师十八人。监理公司以投资单位建筑设计院作后盾，技术力量雄厚。 多年来，监理公司依托建筑设计院发挥技术上的优势，本着科学、公正、廉洁、求实的单位宗旨，发扬开拓、创新、勤奋、敬业的单位精神，为用户服务，先后承接了一系列住宅、厂房、大型装饰工程的监理业务，公司监理的工程项目多次获得上海市“浦江杯”，圆满地完成了业主委托的监理工作，受到业主的广泛好评。 二、监理大纲编制说明（技术标）： 1、技术标的编制是以招标单位在招标文件中说明的施工监理工作范围和施工监理服务内容为依据，以监理工程质量及安全


生产和文明生产监理为重点，确保工程质量目标达到优良等级以上，施工现场安全文明生产达标。 2、因为招标文件中说明的施工监理范围和施工监理服务内容中，招标单位对投资控制（已完合格工程的计量）和进度控制未委托监理单位提供服务。所以在技术标书中没有编制这二个控制措施，但是我们在实际监理工作中，能以积极态度配合协助业主做好已完合格工程的计量和工程进度的协调。 三、商务标说明： 1、监理费用计算依据是以鄂建建管（95）第0200号文件规定。 2、如监理工作范围与服务内容额外工作和附加工作数量小，我公司可给业主提供免费服务。 3、因本工程造价为暂定价，所以监理费用也是暂定取费。等工程造价正式确定后，监理费用按实际工程造价的比例计取。 四、监理公司说明： 1、本公司认真研究合同中的条文规定，认为合同条理清楚，职责分明，我监理在工作中坚决以监理合同为依据认真贯彻执行合同规定的职责。 2、如非监理方原因造成监理时间的延长及工程造价增大，如延长时间短，工程造价增加少，我公司可不增加监理费用。如延长时间较长，工程造价增高较大，我公司本着互惠互利在不低于我公司成本价的原则下，按合同有关规定与业主商定。 五、请业主为我公司现场监理提供办公室、监理值班人员宿舍二间，约计40平方米左右，电话一部，其他办公设施及监理常用


设备由我公司自备。 监理大纲是监理工作的指导性文件，监理合同签订后，我公司派驻工程项目监理班子认真、具体、详细地编制监理工作规划与各专业监理工作实施细则，严格监理工作程序，与业主密切配合，督促承包单位，确保本工程安全、如期、优质、低耗、圆满完成本工程的施工任务。  


        技  术  标  


工程概况  一、工程建设单位：武汉徐强置业有限公司 二、工程项目名称：武汉市常青小区创新工业园区 三、工程建设地点：湖北省武汉市东西湖区常青花园 四、工程建设规模、建筑面积：建筑面积 137440m2, 约2.1亿元 五、工程造价（暂定）：约2.1亿元 六、资金来源：自筹 七、建筑概况： 本期工程建造一栋八层、一栋九层、二栋十一层、二栋二十四层，地下停车库一座。 八、工程特点: 1、本工程近万体馆，社会影响大。 2、本工程为一字型连体建筑，长度较长。施工场地狭长，本工程所有运输及服务车辆全部仅靠天钥桥路一个出入口，工程现场管理中需要全局性统一协调，保证各种车辆进出畅通。 3、整个小区绿化、道路管线控制复杂，景观要求高，在整个小区分阶段、多工种施工中，在工程质量监控中，需做全过程、全局性统一协调工作。 基于以上特点，我监理公司应着重在总体控制上大力帮助、支持总包单位对整个工程的技术、测量、质量、进度、材料的统一管理。严格防止各分包单位各自为政、互不相让，影响大局，


一旦出现这种苗头应及时制止。 九、建设周期： 工程计划开竣工日期2016年8月1日～2017年12月30日，建设周期为19个月。 


监理工作范围  本工程监理工作的范围为施工阶段和竣工验收和保修阶段及安全生产和文明施工。 其中施工阶段包括： 一、地基与基础等所有地下工程施工阶段。 二、主体结构施工阶段。 三、建筑设备安装工程施工阶段。 四、建筑一次装饰、屋面工程及楼地面与门窗安装工程阶段（不包括二次精装修）。 五、小区总体施工阶段。 六、竣工验收阶段。 


施工监理服务内容  一、施工阶段质量控制： 1、参加总包和分包单位资质评审会议，审核其施工质量、管理能力汇总资料后，向建设单位提供有关评议报告。 2、认真消化，熟悉施工图及有关设计说明资料，了解设计要求。审查图纸有无差错或表达不清的地方，对工程关键部位和施工难点做到心中有数。并做好设计交底和图纸会审工作。 3、参加施工现场协调会，协助建设单位做好各施工单位、测试单位、管线主管部门之间的协调配合。 4、协助并配合建设单位图纸、设计方案的送审，提供有关资料并协助建设单位向市政府各管理部门办理本工程的申报手续。 5、督促承包方建立并实施施工和质保管理制度，及时向承包方提议改进。 6、审核承包方和分包方施工组织方案、施工技术方案及场地布置方案，并向建设单位提出建议，经批准后，督促其实施。 7、审查工程使用的原材料、半成品、成品、样板和设备质量。严格禁止承包、分包单位使用未审查合格的以上四类建安材料及设备。必要时向建设单位提议进行测试和更换。材料设备订货前，审查厂家资质和产品准用的证明资料。材料设备进场后，做好工程现场验收。 8、督促承包、分包单位按时进行定期材料测试及提交报告。


做好材料见证取样工作。 9、严格督促承包单位按规范、规程、强制性标准、合同条件和设计要求施工，达到优良质量。经常深入现场检查质量保证技术措施的落实情况。 10、验查工程所有分部施工质量（包括隐蔽部分），并做好验收结果记录。如不合格严格禁止进行下一道相关工序，并及时向建设单位报告。 11、执行国家有关施工安装的质量检验报表制度。严格要求施工单位按照质量检验程序的规定认真填报。各专业监理工程师对施工单位交验的有关施工质量报表，应进行审查和认定。 12、对设计修改（包括施工单位的技术变更，业主和监理对设计的修改意见）应通过设计单位。 13、监理工程师会签各种设计变更，应着重审查对工程质量是否有不利影响。如发现有不利影响时，应明确提出监理意见，必要时向建设单位书面报告。 14、因质量事故发生纠纷和索赔，应协助处理及提出意见。如果施工中发生施工单位与供货单位在材料或设备之坏损原因上有争议时，监理单位应协助调解。 15、组织承包单位及时进行阶段性工程检查及施工初验，对工程施工质量提交评估报告及施工缺陷修补明细表，督促承包单位按表修补及进行复检，定期向建设单位提交有关工程质量记录和验评报告。 16、督促承包单位提交及审核机电工程及设备的测试及调试方案。组织测试和调试实施及向建设方提交报告。 


17、按建设单位与承包单位约定的时间督促承包单位按时完成整理竣工文件及技术档案资料。 18、督促承包单位向质量监督站申报核验。 19、协助建设单位取得竣工物业使用及运作许可及有关文件。 二、保修阶段质量控制： 1、在保修期内，与建设单位经常保持联系，按建设单位通知进行回访，鉴定质量问题的责任，按有关规定、标准及工程合同要求，督促承包单位进行保修及进行复验，使其达到规定的质量。 2、保修期内，按有关文件规定及标准向建设单位做出最后质量总结报告。 三、合同管理： 1、施工阶段： 根据工程进度的需要，按业主要求，派项目总监或合同负责人参加工程有关会议并与业主现场代表保持密切联系，对业主的决定、要求迅速做出反馈信息。 就中国和上海市工程项目合同和工程质量有关的法律、法令、条例、规定、标准、规范和惯例等提供咨询服务。 向业主提供中国和上海市政府及有关单位颁布的涉及工程合同、工程项目的规定等有关资料。 2、竣工保修阶段： 协助业主处理施工过程中及竣工结算中发生的合同纠纷或索赔事宜。 


对有关项目在结算、决算过程中出现的合同外工作工程费用项目，依据国内与上海市的规定、惯例提供咨询服务。 四、施工安全与卫生（包括文明施工）： 1、协助总包单位从规章制度和组织上加强安全生产的科学管理；贯彻、执行国家关于施工安全管理方面的方针、政策，实行专业管理和群众管理相结合的监督检查相结合的管理制度。 2、督促总包单位完善安全生产制度、责任制度、管理制度、检查制度、教育制度、例会制度、统计和分析报告制度。 3、审核施工组织设计、施工方案,同时审核是否有安全技术操作规程。 4、现场监理中，发现安全隐患，应督促有关人员限期解决；督促总包单位执行政府有关工地现场文明达标的规定，并进行检查，督促整改。 五、信息管理： 1、配合本工程项目各类信息的收集、整理和保存。 2、运用电脑进行本工程项目的进度控制、质量控制、投资控制、安全控制，向建设单位提供有关本工程项目的信息服务，定期提供各类监理报表。 3、参加工程例会。 4、督促施工、监测、试验、材料和设备供应单位及时提交规定的工程技术和作业资料。 六、组织协调： 1、组织协调与建设单位签订合同，参与本工程项目建设的各单位的配合关系、协助业主处理有关问题。 


2、督促总承包单位协调其各分包单位的关系。 3、协助建设单位处理各种与本工程项目有关的纠纷事宜。 七、其他服务： 1、本公司是属建筑设计院主管的监理公司，对本工程扩初设计阶段，可提供技术咨询服务。 2、协助业主做好备案制竣工验收工作。 3、认真研究施工图，从设计到施工以积极的态度提出合理化建议。 4、配合、协助、检查、督促施工单位及时做好对本工程资料的收集整理及竣工资料归档，严格要求施工单位按实际施工情况正确做好工程竣工图。  


监理工作的依据  一、国家和本市有关工程建设的法律、法规、政策和规定。 二、设计单位提出的施工图及设计文件。 三、有关部门提供的规划红线图、地形测量图、市政管线图、地区气象资料等。 四、建设项目施工监理合同、监理规划与细则及建设方颁布的授权（监理）书。 五、依法成立的施工承包合同和材料设备订购合同、制作合同等。 六、有关的施工规范、规程、标准。 七、当地建设主管部门签发的建筑项目许可证和有关部门的“项目登记卡”。 八、工程实施过程中的各种信息，如经批准的事故组织设计、工程变更、不超出合同范围前提下的业主正当需求等。 


监理工作的指导思想  按照本公司宗旨，在监理过程中，忠诚地为业主服务。以我公司的技术水准，积极地提出优化意见。抓事前控制，为业主当好顾问。 严格按国家和上海市的有关规范、标准、规定，督促承包单位实施项目建设，确保设计图完美反映建设单位的意愿，满足业主对工程的使用要求。 根据合同委托的监理范围的职权，从组织和管理的角度采取技术和法律手段，协助业主确保建设项目的总目标──工期目标、质量目标的最合理实现，即通过项目目标规划和项目目标的动态控制，使本工程项目的实际建设周期不超过计划周期，实际质量达到预期的目标和标准。 派出强有力的专业技术人员组成项目监理班子，与业主代表积极配合，按时或提前提交项目监理咨询意见和报告。 


监理工作的目标  进度控制目标── 协助业主确保本工程项目的实际建设工期不超过预定目标，工程的建设工期不超过19个月。 质量控制目标── 创优良工程。 安全、文明施工目标── 无重大伤亡事故，争创文明工地。 企业经营目标── 以优质高效的服务，开拓建设监理市场。 


监理组织机构  一、工程项目现场监理部组织机构管理与质保体系网络图：       二、现场监理班子名单 姓  名 年龄 学历 职务 专业 职  称 监理证书 郑持恒 29 中专 项目总监 建  筑 工程师 武汉市注册监理工程师 陈诗语 27 大专 安全监理 建  筑 工程师 监理师、安全监理师  三、阶段监理人员工作分布： 项目总监 项目副总监 土 建 监 理 安 装 监 理 测 量 监 理 材 料 监 理 安 全 监 理 档 案 管 理 投 资 控 制 进 度 控 制 


 施     工     实     施     阶     段 地基、基础 主体结构 装修 设备安装 室外总体 竣工验收 合同管理 √ √ √ √ √ √ 组织协调 √ √ √ √ √ √ 信息资料 √ √ √ √ √ √ 测量 √ √ √ √ √ √ 结构 √ √     建筑装修   √ √ √ √ 材料检测见证 √ √ √ √ √ √ 给排水 √ √ √ √ √ √ 建筑电气   √ √ √ √ 


备注： 保修阶段的监理工作是根据项目情况派相应专业监理人员对保修阶段的返修工作实行现场监理。  


监理单位与建设、施工和设计单位的关系  一、监理与建设单位的关系： 1、依据监理合同，建设单位与监理单位之间是委托与被委托的合同关系。监理单位在建设单位所授权限的范围内独立开展监理工作，处理有关监理事宜。遇有涉及工期、费用等重大质量或技术问题时，监理单位应及时报告建设单位，由其会同有关方面做出决策后，再由监理单位出面处理。 2、建设单位在施工现场发现涉及质量等工程问题时，应及时向监理单位提出，由监理单位组织有关人员研究解决，建设单位对施工单位的施工质量或施工技术等问题的处理意见，通过监理单位派驻现场的代表向施工单位提出，并督促其安排。 二、监理单位与施工承包单位之间的关系： 1、监理与施工单位之间是监理与被监理的关系，施工单位必须接受监理，并按监理要求提供必要文件、资料和完整的原始记录、检测报告。 2、设单位须将委托授予监理单位的权限范围通知施工单位，并请施工单位理解支持监理工作，给监理工作创造条件提供方便。 三、监理单位与设计单位之间的关系： 1、监理单位与设计单位之间是工作关系。设计文件包括图纸、技术说明、设计变更通知等是监理的依据，监理单位应全面贯彻设计意图，严格监理施工单位按图施工。对设计图纸有疑问，


建议或由于地质情况、施工现场环境条件等的变化，需要变更设计时，均由建设单位与设计单位洽商，设计单位作出修改，监理单位无权变更设计。 2、设计单位在现场发现施工质量、施工技术等问题时，应及时提出处理意见，由监理单位出面督促施工单位执行。                  监理单位与各有关单位关系图   建设单位 监理单位 施工单位 工程项目 合同关系 监理与被监合 同 设计单位 工作关系


监理工作程序  一、监理工作标准： 1、施工准备阶段： （1）审查施工单位选择的分包单位的技术资质。 （2）监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度。 （3）检查设计文件是否符合设计规范及批准的技术设计。施工图纸是否能满足施工需要，协助作好优化和完善设计工作。 （4）参加设计单位向施工单位的技术交底。 （5）审查施工单位上报的实施性施工组织设计，重点对施工方案、劳动力、材料、机械设备的组织及保证工程质量、安全、工期和控制造价等方面的措施进行监督，并向建设单位提出监理意见。 （6）单位工程开工前检查施工单位的复测资料，特别是两个相连施工单位之间的测量资料、桩橛等是否交接清楚，手续是否完善，质量有无问题，并对贯通情况、中线及水准桩的设置、固桩进行审查。对重点工程部位的中线、水平控制桩进行复查。 （7）监督落实各项施工条件，审批一般单项工程、单位工程的开工报告，并报业主核备。 二、施工阶段： （1）工程质量监理： a、对所有的隐蔽工程在进行隐蔽以前检查和办理签证，对


重点工程要派监理人员驻地跟踪监理，签署重要的分项工程、分部工程和单位工程质量评定表。 b、对施工测量、放样等进行随机抽查。如发现问题应及时通知施工单位纠正，并做出监理记录。 c、检查确认进入施工现场的工程材料、构件和设备质量，并应查验试验、化验报告单、出厂合格证是否合格、齐全，监理工程师有权禁止不符合质量要求的材料、设备进入工地和投入使用。 d、监督施工单位严格按照施工规范、设计图纸要求施工，严格执行承发包合同。对工程主要部位、主要环节及技术复杂工程加强检查。 e、检查施工单位的工程自检工作，数据是否齐全，填写是否正确，并对施工单位质量评定自检工作做出综合评价。 f、对施工单位的检验测试仪器、设备、度量衡定期建议工作进行全面监督，不定期地进行抽验，保证度量资料的准确。 g、监督施工单位对各类土工和混凝土试件按规定进行检查和抽查。 h、监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录。对大、重大质量事故以及其它紧急情况，应及时报告总监理工程师和通知甲方。 2、工程进度监理： （1）监理的重点工作，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应督促施工单位严格按照施工承包合同规定的工期组织施工。对控制工期及时分析原因，采取措施。 


（2）监理站建立工程进度台帐，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在的问题。 （3）工程投资监理： a、审核施工单位申报的季、年度验工报表，认真核对其工程数量，做到不超验、不漏验，严格按现行文件规定办理验工计价签证。保证验工签证的各项质量合格、数量准确。签证上报业主以拨款。 b、建立验工计价台帐，每季度向业主报送一次，每季某末与施工单位核对清算一次，核对清算后资料报业主一份。 c、不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前，不予验工计价。 d、按业主和监理合同的规定审核变更设计。 （a）监理单位负责组织审批Ⅲ类变更设计，并建立台帐，每月列表报业主（附审批变更设计通知单）。 （b）设计、施工单位对Ⅰ、Ⅱ类变更设计进行会审后，提出审查意见，并报业主审批。 3、竣工验收阶段： （1） 督促、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料，受理单位工程竣工验收报告，提出监理意见。 （2）根据施工单位的竣工报告，提出工程质量检验报告。 （3）负责工程初验，并参加业主组织的竣工交接验收工作，审查工程初验报告，提出监理意见。  